
diff -r f6e398844450 -r 2fef6427871c doc-src/isac/msteger/bakk-plan.tex
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/doc-src/isac/msteger/bakk-plan.tex	Fri Apr 29 11:11:07 2011 +0200
@@ -0,0 +1,141 @@
+\documentclass{article}
+\usepackage{a4}
+\usepackage{times}
+\usepackage{latexsym}
+
+\bibliographystyle{alpha}
+\usepackage{graphicx}
+
+\def\isac{${\cal I}\mkern-2mu{\cal S}\mkern-5mu{\cal AC}$}
+\def\sisac{{\footnotesize${\cal I}\mkern-2mu{\cal S}\mkern-5mu{\cal AC}$}}
+\def\Problem{ {\tt Problem }}
+
+
+\title{Userinterfaces f\"ur Computer Theorem Prover\\
+	Machbarkeits-Studie im Isac-Projekt
+}
+
+\author{Marco Steger\\
+Bachelorarbeit Telematik\\
+am Institut f\"ur Softwaretechnologie\\
+TU Graz}
+
+\begin{document}
+\maketitle
+%\newpage
+\section{Zur Aufgabenstellung der Bachelorarbeit}\label{intro}
+Computer Theorem Prover (CTP) sind bis dato in H\"anden eines relativ kleinen Kreises von Experten, von denen der Gro{\ss}teil wiederum im akademischen Bereich arbeitet und nur ein kleiner Teil in der Industrie. Diese Experten bevorzugen Keyboard-Shortcuts (vor Men\"us), reine Texte (ohne mathematische Sonderzeichen) und benutzen auch mit gro{\ss}em Aufwand hergestellte CTP-Entwicklungs-Umgebungen nicht, zum Beispiel die CoqIDE.
+
+Nachdem CTP nun unaufhaltsam in Entwicklungs-Umgebungen von Software-Ingenieuren vorzudringen beginnen, stellt sich die Herausforderung neu, Frontends f\"ur die t\"agliche Entwicklungsarbeit mit integrierten CTP zu entwerfen.
+Isabelle stellt sich dieser Herausforderung motiviert durch eine aktuelle technische Entwicklung: Multicore-Maschinen versprechen erh\"ohten Durchsatz, falls Teile von Beweisen parallel abgearbeitet werden k\"onnen. Isabelles Entwurf sieht vor, die Programmsprache Scala (insbesonders seine Actor-Library) als Bindeglied zwischen der Mathematik-Sprache SML und der g\"angisten Plattform f\"ur GUIs vor, der Java-Virtual-Maschine.
+
+Die Bachelorarbeit l\"auft im Rahmen des ISAC-Projektes. ISACs experimenteller Mathematik-Assistant baut auf dem SML-Teil von Isabelle auf und es ist geplant, auch sein Frontend in entsprechend geplanten Schritten an die aktuelle Entwicklung von Isabelle anzuschlie{\ss}en. Der erste Schritt geht einen Umweg, um die Technologie kennen zu lernen: Nicht ISACs Rechnungen (mit aufw\"andigen Interaktionen), sondern Backs 'structured derivations' sollen auf jEdit und Isabelle aufgesetzt werden. Die Bachelorarbeit liefert die Machbarkeits-Studie f\"ur diesen Schritt.
+
+%\newpage
+
+\section{Ist-Zustand zu Projektbeginn}
+ISAC wird als Eclipse-Projekt entwickelt, das das JavaSwing-Frontend und auch die SML-Mathematik-Engine (samt einer alten Isabelle-Version) umfasst. Isabelles kommende jEdit/Scala-Technologie ist schwer in Eclipse zu integrieren. Zwei Frontends, das alte JavaSwing und das neue jEdit, st\"oren sich gegenseitig in einer einzigen Entwicklungs-Umgebung.
+
+Sowohl zu jEdit als auch zu Scala und NetBeans bestehen keine Erfahrungen im ISAC-Projekt. 
+
+\section{Planung: Soll-Zustand am Projektende}
+ISAC ist in die Isabelle-Entwicklung integriert, die ISAC-Entwicklung l\"auft in einem updatebaren Repository von Isabelle. F\"ur das in Entwicklung befindliche jEdit-Frontend von Isabelle ist ein NetBeans-Projekt aufgesetzt.
+Wesentliche Vorarbeiten haben die Herausforderungen gekl\"art, die sich aus der Zielsetzung ergeben: Backs 'structured derivations' \"uber das neue jEdit-GUI eingeben und von Isabelle checken lassen. 
+
+%\newpage
+
+\section{Milestones und Arbeitsprotokolle}
+\subsection{Inhaltliche Voraussetzungen erarbeitet: am 27.09.2010} 
+\begin{itemize}
+\item Kenntnis der Grundlagen und Anwendung von CTP: am 03.08.2010 
+\item Charakteristika der Programmsprache Scala: 27.09.2010
+\item Scala Actors: am 12.08.2010
+\end{itemize}
+\begin{tabular}{|p{2cm}|p{8cm}|p{2cm}|}
+\hline
+Datum & T\"atigkeit & Einheiten \\ \hline
+12.07.2010 & Meeting: erste Besprechung und Erklärungen zu Isabelle, Isac und CTPs & 2 \\ \hline
+15.07.2010 & Recherche über Isabelle und CTPs & 3 \\ \hline
+20.07.2010 & Meeting: Besprechen der grundsätzlichen Vorgangsweise und Ziele & 1 \\ \hline
+23.07.2010 & Isabelle: Ziele, Techniken (ML) und Zusammenhänge mit Isac abklären & 1 \\ \hline 
+30.07.2010 & Ende der Einarbeitungstage: weitere Vorgensweise über Backs 'structured derivations'; Begriffserklärung & 3 \\ \hline
+01.08.2010 & Recherche: Buch für Scala & 2 \\ \hline
+03.08.2010 & Isabelle bestehende Technologie studieren & 4 \\ \hline
+05.08.2010 & Einarbeiten in Scala: Unterschiede zu Java indentifizieren & 1  \\ \hline
+06.08.2010 & Einarbeiten in Scala: Unterschiede zu Java indentifizieren, erste Beispielfiles & 4 \\ \hline
+08.08.2010 & Einarbeiten in Scala: funktionale Seite von Scala & 2 \\ \hline
+09.08.2010 & Einarbeiten in Scala: Testfiles mit Scala-Swing & 5 \\ \hline
+12.08.2010 & Studieren von Papers zu Scala Actors & 3 \\ \hline
+24.09.2010 & Scala: Arbeiten mit Klassen und Schnittstellen & 3 \\ \hline
+25.09.2010 & Scala: Experimente mit Java in Scala-Source & 6 \\ \hline
+27.09.2010 & Scala: Testfiles zu "Funktional vs Imperativ" & 4 \\ \hline
+ & Anzahl der Einheiten & 44 \\
+\hline
+\end{tabular}
+
+
+\subsection{Technische Voraussetzungen hergestellt: am 02.08.2010}
+\begin{itemize}
+\item Isabelle installiert, Filestruktur bekannt: am 02.08.2010
+\item Scala in NetBeans eingebunden: am 22.07.2010
+\item Mercurial installiert und einrichten des Repositories: 19.07.2010 
+\end{itemize}
+\begin{tabular}{|p{2cm}|p{8cm}|p{2cm}|}
+\hline
+Datum & T\"atigkeit & Einheiten \\ \hline
+19.07.2010 & Beginn der Installationsarbeiten: Repo klonen und testen & 6 \\ \hline
+20.07.2010 & Installationsarbeiten, Einarbeiten in Filestruktur & 7 \\ \hline
+21.07.2010 & Einarbeiten in Filestruktur & 6 \\ \hline
+22.07.2010 & Vorbereitungen: NetBeans, JDK und Scala installieren. Scala in NetBeans integrieren & 8 \\ \hline
+23.07.2010 & Isabelle-jEdit-Plugin mittels NetBeans ausführen: testen & 5 \\ \hline 
+27.07.2010 & Isabelle-jEdit-Plugin: Änderungen an der Projektstruktur & 7 \\ \hline
+28.07.2010 & Experimente mit Isabelle-jEdit-Plugin & 6 \\ \hline
+29.07.2010 & Identifikations der Parse-Einstiegsstelle & 5 \\ \hline
+30.07.2010 & Experimente mit Isabelle-jEdit-Plugin, Besprechung über Erfahrungen mit Filestruktur & 4 \\ \hline
+02.08.2010 & Installationen und einrichten des Repos auf meinen Laptop & 6 \\ \hline \hline
+ & Anzahl der Einheiten & 60 \\
+\hline
+\end{tabular}
+
+\subsection{NetBeans-Projekt aufgesetzt }% am ..(*)...} 
+\begin{itemize}
+\item Grundlegende Projektstruktur f\"ur ISAC hergestellt: am 02.08.2010
+\item jEdit-Plugin: XML-Files für ISAC vorbereitet: am 22.07.2010
+\item jEdit-Plugin: Source files geschrieben: 19.07.2010 
+\end{itemize}
+\begin{tabular}{|p{2cm}|p{8cm}|p{2cm}|}
+\hline
+Datum & T\"atigkeit & Einheiten \\ \hline
+10.08.2010 & Projektstruktur anlegen, build.xml anpassen & 7 \\ \hline
+11.08.2010 & jEdit-Plugin-Struktur studieren: Howto durcharbeiten & 5 \\ \hline
+21.08.2010 & bestehende jEdit-Plugins (Java) durcharbeiten & 3 \\ \hline
+22.08.2010 & Kopieren des Isabelle-jEdit-Plugins, Umarbeiten für ISAC & 3 \\ \hline
+24.08.2010 & Umarbeiten des Isabelle-Plugins für ISAC & 6 \\ \hline 
+26.08.2010 & Problem mit Isabelle-Umgebungsvariable: Suche nach Lösungen & 3 \\ \hline
+28.08.2010 & Recherchen zum Umgebungsvariable-Problem, Arbeiten mit den Isabelle-Shell-Skripts & 2 \\ \hline
+29.08.2010 & Experimente mit den Path-Varialbe der jvm & 3 \\ \hline
+30.08.2010 & Isabelle-jEdit-Plugin endlich vollständig lauffähig gebracht & 4 \\ \hline
+01.09.2010 & Arbeiten an der jEdit-ISAC-Projektstruktur & 3 \\ \hline
+04.09.2010 & Umarbeiten des Isabelle-Plugins für ISAC & 5 \\ \hline 
+20.09.2010 & Einrichten des Laptops für Isabelle-Isac & 4 \\ \hline 
+22.09.2010 & Meeting: Fortschrittsbericht, kurze Einführung für Mitstreiter & 3 \\ \hline
+
+29.09.2010 & Neue Vorgehensweise: QuickNotepad-Plugin(QN) wird in Scala übersetzt und für ISAC entsprechend angepasst: Arbeit an den XML-Files & 4 \\ \hline 
+30.09.2010 & QN: Start mit übersetzten der Sourcefiles & 5 \\ \hline
+02.10.2010 & QN: Übersetzten der Sourcefiles & 6 \\ \hline
+04.10.2010 & QN: Übersetzten der Sourcefiles: Problem bei Interface & 3 \\ \hline
+05.10.2010 & QN: QN vollständig in Scala übersetzt, testen & 2 \\ \hline \hline
+ & Anzahl der Einheiten & 71 \\
+\hline
+\end{tabular}
+
+\subsection{Experimentelle Parser implementiert}% am ..(*)...} 
+\subsection{Pr\"asentation der Arbeit im IST-Seminar }% am ..(*)...}
+%\newpage
+
+\section{Zusammenfassung und R\"uckblick}
+
+
+%\bibliography{CTP-userinterfaces}
+%\bibliography{bib/math-eng,bib/bk,bib/RISC_2,bib/isac,bib/pl,bib/math,bib/pl}
+\end{document}
\ No newline at end of file




